# v7 实施计划：里程碑路线图

> 需求真源：PRD 1.0 §6（范围切分）、§7（发布判据）；story-repo-spec 0.6；multi-agent-adaptation-spec v3.2；后端规范基线 1.0。
> 背景：四份文档全部定稿，RFC 已于 2026-06-12 发 Discussions（开放至少一周），v7 代码 0 行。需要一份把 PRD 范围变成可执行任务序列的路线图。

## Requirements

- 里程碑切分覆盖 PRD §6 v7.0 全部范围，每个里程碑有明确出口判据（可验证，不是"做完了"）。
- 排程尊重两个约束：
  1. RFC 开放期（至 ~06-19）格式层可能被意见改动——开放期内只做格式不敏感的地基。
  2. 依赖顺序：格式库 → 流程脚本 → 状态机 → AI 角色层 → 安装器 → 自动模式 → 迁移/导出。
- 消解 PRD 开放问题 O4 的落点要在路线图里有明确归属（O2/O3 已被 spec 0.6 消解）。
- beta 判据中的两条 CI（Windows 中文路径、删缓存重建）必须前置到最早可建的里程碑，不留到最后。
- 文档落点：`docs/architecture/v7-implementation-plan.md`，开发侧文档，状态标"草案，待作者确认"。

## Definition of Done

- 路线图文档提交到 v7 分支。
- 每个里程碑：范围（对应 PRD/spec 小节）、出口判据、与发布判据的对应关系。
- 列出"下一个可立即开工的任务"。
